# 프로젝트 일정 관리

## 총 개발 계획 기간

**2019-07-16 \~  2019-08-10** / 25일(약 3주)

## 프로젝트 워크플로우

| 수행 기간    | 수행 작업                                                                                                                                            | 산출물                                                |
| -------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | -------------------------------------------------- |
| 1        | <p></p><p>프로젝트 분석</p><ul><li>요구사항 및 제약 사항 분석</li><li>역할분담, 사전조사</li></ul>                                                                        | <p>요구사항 정의서,</p><p>데이터 수집 대상 목록,</p><p>서비스 흐름도</p> |
| 2 \~ 3   | 시스템  구조, 기능적 모델링 설계                                                                                                                              | 프로그램 설계서, ERD                                      |
| 2 \~ 6   | 개발환경 및 인터페이스 구축                                                                                                                                  | API 설계서                                            |
| 5 \~ 23  | <p></p><p>서비스 모듈 구현</p><ul><li>기본적인 커뮤니티 기능</li><li>학교 구성원 인증</li><li>외부 게시글 크롤링</li><li>투표 및 설문조사</li><li>관리자 인터페이스</li><li>사용자 통계 기능</li></ul> |                                                    |
| 18 \~ 23 | 성능 검증 - 성능 테스트 및 리팩토링                                                                                                                            |                                                    |
| 23 \~ 25 | 소프트웨어 전개 및 상용 서버 배포                                                                                                                              | 최종 보고서                                             |

## 간트 차트

### 1 Week

![](https://3473033429-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Lk4yfhdwc6qCX9Adhlj%2F-LksU5LI8roQsXHzLI2X%2F-LksULuW1KDtLbBnLaGy%2Fimage.png?alt=media\&token=ab92b773-69a0-4755-9d4d-786ff11eb340)

### 2 Week

![](https://3473033429-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Lk4yfhdwc6qCX9Adhlj%2F-LksU5LI8roQsXHzLI2X%2F-LksUwg_ejvrdZ1HZ3H3%2Fimage.png?alt=media\&token=2b888141-4f93-4c01-a306-5baccadbb421)

### 3 Week

![](https://3473033429-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-legacy-files/o/assets%2F-Lk4yfhdwc6qCX9Adhlj%2F-LksU5LI8roQsXHzLI2X%2F-LksUyNT5wIwNiV9K9lZ%2Fimage.png?alt=media\&token=6ba490e1-d4f6-4faa-a460-cb010affa0d6)

### URL

{% embed url="<https://app.teamweek.com/#pp/NSnOxnOEZtZ1N3Q5nVZktEuzeEOvBbHm>" %}
